@extends('indexlayout')

@section('title', 'Dinas')
@push('style')
@endpush
@section('content')
    <main id="js-page-content" role="main" class="page-content">
        <ol class="breadcrumb page-breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="javascript:void(0);">Realisasi Kinerja & Anggaran</a></li>
            <li class="breadcrumb-item active">Kinerja</li>
            <li class="breadcrumb-item active">Kegiatan Prioritas</li>
            <li class="position-absolute pos-top pos-right d-none d-sm-block"><span class="js-get-date"></span></li>
        </ol>

        <div class="row">
            <div class="col-xl-12">
                <div id="panel-1" class="panel">
                    <div class="panel-hdr">
                        <h2>
                            Kegiatan Prioritas
                        </h2>

                    </div>
                    <div class="panel-container show">
                        <div class="panel-content table">
                            <div style="overflow-x:auto; white-space: nowrap;  display: block; width: 100%;">
                                <!-- datatable start -->
                                <table id="dt-kegiatan1" class="table table-bordered table-hover table-striped w-100">
                                    <thead>
                                        <tr>
                                            <td>NO</td>
                                            <td>UNIT KERJA</td>
                                            <td>SUBKEGIATAN</td>
                                            <td>AKTIVITAS/SUBTITLE</td>
                                            <td>ANGGARAN</td>
                                            <td>APBD PERUBAHAN</td>
                                            <td>KONTRAK Penyedia &amp; Tanggal</td>
                                            <td>Kontrak Nilai (Rp)</td>
                                            <td>Kontrak (%)</td>
                                            <td>Realisasi (Rp)</td>
                                            <td>Realisasi (%)</td>
                                            <td>PROGRES 31 OKTOBER 2024</td>
                                        </tr>
                                    </thead>
                                    <tbody>
                                        <tr>
                                            <td>1</td>
                                            <td>Dinas Lingkungan Hidup</td>
                                            <td>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</td>
                                            <td>Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup</td>
                                            <td>24,003,075,193</td>
                                            <td>24,003,075,193</td>
                                            <td>PT Putra Bayak &amp; 2 Agustus 2024 sd 29 Desember 2024 (Rehab Gedung
                                                Dinas)<br>
                                                LPPM-ITB &amp; 2 Agustus 2024 sd 29 Desember 2024 (Jasa Konsultansi
                                                Perencanaan
                                                Pembangunan Kawasan Kantor DLH)<br> PT Rebbeka Gemilang &amp; 3 September sd
                                                1
                                                Desember 2024 (Pembangunan Aula Asrama Ciracas)<br> CV Wonpis Jaya Mandiri
                                                &amp;
                                                3 September 2024 sd 1 Desember 2024 (Pembangunan Pagar Asrama Ciracas)<br>
                                                PT
                                                Trideka Desain Kreasi &amp; 7 Februari sd 7 Maret 2024 (Review Perencanaan
                                                Rehab
                                                Gedung)<br> PT Shinawit Indomas &amp; 7 Mei sd 5 Juli 2024 (Perbaikan Toilet
                                                dan
                                                Plafon)</td>
                                            <td>13,655,987,796.00</td>
                                            <td>56.89%</td>
                                            <td>891,253,582</td>
                                            <td>3.71%</td>
                                            <td>Pembangunan Rehab Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup: Progres pekerjaan
                                                45,879% (deviasi+4,138%)<br> Pembangunan Aula Asrama Ciracas : Progres
                                                46,644%
                                                (deviasi + 3,037%)<br> Pembangunan Pagar Asrama Ciracas : Selesai <br>
                                            </td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>2</td>
                                            <td>Dinas Lingkungan Hidup</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Pengadaan KDO / KDOK</td>
                                            <td>60,909,945,449</td>
                                            <td>273,875,241,459.00</td>
                                            <td>PT Impact Enviro Industri (10 Juni 2024 sd 20 November 2024)<br> PT Pemuda
                                                Sukses Abadi (19 Juni 2024 sd 11 November 2024)<br> PT Grahabumi Inovasi
                                                Nusantara (27 Juni 2024 sd 13 Desember 2024)<br> PT Langgeng Kencana Asri
                                                (15
                                                Juli 2024 sd 15 Desember 2024)</td>
                                            <td>50,850,950,000.00</td>
                                            <td>18.57%</td>
                                            <td> </td>
                                            <td>0.00%</td>
                                            <td>Compactor kecil 4unit : Proses pengiriman<br> Compactor sedang (10 unit):
                                                Proses
                                                impor <br> Tong Sampah Beroda (536 buah): Sudah Berkontrak<br> Compactor
                                                Listrik
                                                kecil (5 unit): Proses impor<br> Truk Arm Roll Kecil + Bak Kontainer
                                                Tertutup
                                                (12 unit): sudah berkontrak<br> Mini dump (5 unit): Proses impor<br>
                                                Charging
                                                Station (1 unit): Terkendala waktu penandatanganan kontrak</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>3</td>
                                            <td>Sudin LH Jakarta Pusat</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Rehab/Perbaikan TPS/TPS3R</td>
                                            <td>1,133,859,983</td>
                                            <td>2,953,908,716.00</td>
                                            <td>Pelaksana pekerjaan konstruksi<br> PT. Bina Mitra Wahana &amp; 23 Oktober
                                                2024
                                                s.d 21 November 2024 (Jasa CV. Mega Data Konsulindo Jaya &amp; 23 Oktober
                                                s.d 21
                                                November 2024<br> CV. Juntak Jaya Konstruksi &amp; 24 Oktober s.d 22
                                                November
                                                2024<br> PT. Tiga Persada Nusantara &amp; 28 Oktober s.d 26 November
                                                2024<br>
                                                PT. Gara Samudra Perkasa &amp; 7 Oktober s.d 5 November 2024<br> PT.
                                                Peatalun
                                                Jaya &amp; 28 Oktober 2024 s.d 26 November 2024</td>
                                            <td>928,246,600.00</td>
                                            <td>31.42%</td>
                                            <td> </td>
                                            <td>0.00%</td>
                                            <td>Proses pelaksanaan Kegiatan di 5 lokasi yaitu Petojo Enclek, TPS Gunung
                                                Sahari,
                                                GBK, Sawah Besar, Tanjung Selor</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>4</td>
                                            <td>Sudin LH Jakarta Utara</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Peningkatan TPS menjadi TPS 3R</td>
                                            <td>35,144,671,652</td>
                                            <td>37,234,420,215</td>
                                            <td>PT. Bina Mitra Wahana &amp; 28 Oktober 2024 s.d 30 Desember 2024 (Jasa
                                                Konsultansi TPS 3R Sunter Jaya)<br> PT. Timbang Cipta Laksana &amp; 28
                                                Oktober
                                                2024 s.d 30 Desember 2024 (TPS 3R Sunter Jaya)<br> PT. Pranata Pola Cipta
                                                &amp;
                                                28 Oktober 2024 s.d 30 Desember 2024 (Jasa Konsultansi TPS 3R Asrama
                                                Semper)<br>
                                                PT. Goval Teknik Samudra &amp; 28 Oktober 2024 s.d 30 Desember 2024 (TPS 3R
                                                Semper Barat)</td>
                                            <td>8,548,993,862</td>
                                            <td>22.96%</td>
                                            <td> </td>
                                            <td>0.00%</td>
                                            <td>Proses pelaksanaan pembangunan TPS di Asrama Semper dan Sunter Jaya,
                                                pengadaan
                                                mesin proses pemilihan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>5</td>
                                            <td>Sudin LH Jakarta Barat</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Peningkatan TPS menjadi TPS 3R Asrama Bambu Larangan</td>
                                            <td>13,078,117,265</td>
                                            <td>13,078,117,265</td>
                                            <td>CV. Galung Brothers &amp; 16 Oktober 2024 s.d 19 Desember 2024<br> PT. Mario
                                                Mikron Metalindo &amp; 21 Oktober 2024 s.d 19 Desember 2024<br> PT. Istana
                                                Kreasi Indah Cipta &amp; 16 Oktober 2024 s.d 19 Desember 2024</td>
                                            <td>12,658,846,642</td>
                                            <td>96.79%</td>
                                            <td> </td>
                                            <td>0.00%</td>
                                            <td>Proses pelaksanaan Pembangunan TPS Asrama Bambu Larangan, pengadaan mesin
                                                sudah
                                                berkontrak</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>6</td>
                                            <td>Sudin LH Jakarta Selatan</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Peningkatan TPS menjadi TPS 3R Menteng Atas</td>
                                            <td>14,112,022,121</td>
                                            <td>18,905,247,640</td>
                                            <td> </td>
                                            <td> </td>
                                            <td>0.00%</td>
                                            <td>76,590,000</td>
                                            <td>0.41%</td>
                                            <td>Tidak dilaksanakan terkendala waktu </td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>7</td>
                                            <td>Sudin LH Jakarta Timur</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Peningkatan TPS menjadi TPS 3R Rawa Teratai</td>
                                            <td>26,258,386,209</td>
                                            <td>26,258,211,865</td>
                                            <td>PT. Odorma Tiara Handayani &amp; 23 Oktober 2024</td>
                                            <td>7,394,002,007</td>
                                            <td>28.16%</td>
                                            <td>1,015,008,049</td>
                                            <td>3.87%</td>
                                            <td>Proses pelaksanaan pembangunan TPS Rawa Teratai, pengadaan mesin proses
                                                pemilihan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>8</td>
                                            <td>Sudin LH Kepulauan Seribu</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Pulau Panggang)</td>
                                            <td>9,364,992,696</td>
                                            <td>9,364,992,696</td>
                                            <td>PT. Herpis Pertoma Mulia &amp; 11 Juli 2024 s.d 31 Desember 2024 (Jasa
                                                Konsultansi)<br> PT. Asiana Technologies Lestary &amp; 11 Juli 2024 s.d 31
                                                Desember 2024</td>
                                            <td>8,956,000,000</td>
                                            <td>95.63%</td>
                                            <td>4,477,190,746</td>
                                            <td>47.81%</td>
                                            <td>Progres pelaksanaan 73,79% deviasi (+2,39%)</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>9</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Pembangunan RDF Plant Jakarta</td>
                                            <td>1,319,999,999,992</td>
                                            <td>1,319,999,999,992</td>
                                            <td>Konsorsium WIKA - Jaya Konstruksi ;<br> KSO PT. Yodya Karya, PT. Kogas
                                                Driyap
                                                Konsultan, PT. Amythas</td>
                                            <td>1,301,321,070,361</td>
                                            <td>98.58%</td>
                                            <td>582,383,094,223</td>
                                            <td>44.12%</td>
                                            <td>Progres pelaksanaan 56,66% (deviasi+0,03%)</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>10</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Pengadaan Alat Berat UPST</td>
                                            <td>19,233,810,840</td>
                                            <td>43,576,893,044</td>
                                            <td>PT. Roda Utama Andalan Sejahtera &amp; 20 Mei s.d 18 Juni 2024<br> PT.
                                                United
                                                Tractors Tbk &amp; 26 Februari s.d 24 Mei 2024<br> PT. United Tractors Tbk
                                                &amp;
                                                26 Februari s.d 24 Mei 2024<br> PT. Cakra Mix Indonesia &amp; 1 Februari s.d
                                                2
                                                April 2024<br> PT. Ultratex Indonesia &amp; 25 Januari s.d 14 Maret 2024<br>
                                                PT.
                                                Pemuda Sukses Abadi &amp; 4 Maret s.d 3 Juni 2024<br> PT. Indomobil Prima
                                                Niaga
                                                &amp; 7 Maret s.d 3 Agustus 2024</td>
                                            <td>18,509,133,575</td>
                                            <td>42.47%</td>
                                            <td>18,509,133,575</td>
                                            <td>42.47%</td>
                                            <td>Selesai</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>11</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah</td>
                                            <td>12,492,728,100</td>
                                            <td>12,492,728,100</td>
                                            <td>PT. Mario Mikron Metalindo &amp; 3 Juni 2024</td>
                                            <td>12,280,876,000</td>
                                            <td>98.30%</td>
                                            <td>0</td>
                                            <td>0.00%</td>
                                            <td>Proses pelaksanaan, kontrak sampai dengan November 2024</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>12</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Pengadaan Kendaraan Operasional</td>
                                            <td>4,331,396,821</td>
                                            <td>10,149,296,575</td>
                                            <td>PT. Pemuda Sukses Abadi &amp; 31 Januari 2024 s.d 29 April 2024</td>
                                            <td>4,256,200,000</td>
                                            <td>41.94%</td>
                                            <td>4,254,000,000</td>
                                            <td>41.91%</td>
                                            <td>Selesai</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>13</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pengelolaan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant</td>
                                            <td>Pengelolaan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant</td>
                                            <td>67,771,162,199</td>
                                            <td>27,582,457,845</td>
                                            <td> </td>
                                            <td> </td>
                                            <td>0.00%</td>
                                            <td>844,370,387</td>
                                            <td>3.06%</td>
                                            <td>Proses pelaksanaan pekerjaan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>14</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Rehabilitasi IPAS TPST Bantargebang</td>
                                            <td>Rehabilitasi IPAS TPST Bantargebang</td>
                                            <td>14,230,274,037</td>
                                            <td>15,308,242,634</td>
                                            <td>PT. Selo Cipta Utama &amp; 22 Juli 2024 s.d 18 Desember 2024<br> PT. Balqis
                                                Mandiri Konsultan &amp; 22 Juli 2024 s.d 18 Desember 2024</td>
                                            <td>3,191,620,979</td>
                                            <td>20.85%</td>
                                            <td>3,191,620,979</td>
                                            <td>20.85%</td>
                                            <td>Progres pekerjaan 52%</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>15</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pemeliharaan Jalan Operasional</td>
                                            <td>Pemeliharaan Jalan Operasional TPS Bantargebang</td>
                                            <td>9,799,994,784</td>
                                            <td>21,697,515,132</td>
                                            <td>PT. Tamado Konstruksi Selaras &amp; 9 Juli 2024 s.d 5 November 2024</td>
                                            <td>9,281,304,265</td>
                                            <td>42.78%</td>
                                            <td>9,281,304,265</td>
                                            <td>42.78%</td>
                                            <td>selesai</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>16</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pembangunan Dinding Penahan Zona</td>
                                            <td>Pembangunan Dinding Penahan zona</td>
                                            <td>21,241,287,472</td>
                                            <td>21,241,287,472</td>
                                            <td>PT. Marina Cipta &amp; 21 Februari 2024<br> PT. Varas Ratubadis Prambanan
                                                &amp;
                                                31 Mei 2024<br> PT. Danureksa Sarana Cipta &amp; 31 Mei 2024</td>
                                            <td>21,190,207,500</td>
                                            <td>99.76%</td>
                                            <td>21,190,207,500</td>
                                            <td>99.76%</td>
                                            <td>selesai</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>17</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Penurapan Kali di TPST Bantargebang</td>
                                            <td>Penurapan Kali di TPST Bantargebang</td>
                                            <td>9,019,751,298</td>
                                            <td>9,019,751,298</td>
                                            <td>PT. Ardia Mandiri &amp; 20 Februari 2024<br> PT. Bumi Madani &amp; 20 Mei
                                                2024<br> PT. Anggi Gian Putra &amp; 20 Mei 2024</td>
                                            <td>9,010,268,170</td>
                                            <td>99.89%</td>
                                            <td>9,003,885,670</td>
                                            <td>99.82%</td>
                                            <td>selesai</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>18</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pembangunan Hanggar dan TPS B3</td>
                                            <td>Bangunan Gedung Hanggar/Bengkel</td>
                                            <td>16,175,707,212</td>
                                            <td>16,175,707,212</td>
                                            <td>PT. Fasade Kobetama Internasional &amp; 20 Februari 2024 s.d 20 Mei 2024<br>
                                                CV.
                                                Noverianto Putra Perkasa &amp; 25 Juni 2024 s.d 21 November 2024<br> PT.
                                                ALFRIZ
                                                AULIATAMA &amp; 25 Juni 2024 s.d 21 November 2024</td>
                                            <td>15,994,507,500</td>
                                            <td>98.88%</td>
                                            <td>1,402,901,250</td>
                                            <td>8.67%</td>
                                            <td>Progres pekerjaan 55%</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>19</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pembangunan sarana zona titik buang</td>
                                            <td>Pembangunan Sarana Zona Titik Buang</td>
                                            <td>5,802,116,964</td>
                                            <td>5,802,116,964</td>
                                            <td>PT. TAMBORA SETIA JAYA &amp; 24 April 2024 s.d 22 Juli 2024</td>
                                            <td>1,192,850,400</td>
                                            <td>20.56%</td>
                                            <td>1,192,850,400</td>
                                            <td>20.56%</td>
                                            <td>selesai</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>20</td>
                                            <td>Unit Pengelola Sampah Terpadu</td>
                                            <td>Pembangunan Pagar TPST Bantargebang</td>
                                            <td>Pembangunan Pagar TPST Bantargebang</td>
                                            <td>1,079,488,964</td>
                                            <td>1,079,488,964</td>
                                            <td>PT. ALFRIZ AULIATAMA &amp; 19 Juni 2024 s.d 18 Juli 2024<br> PT. Phoenik
                                                Syams
                                                Indonesia &amp; 9 Agustus 2024 s.d 7 Oktober 2024<br> PT. TODO CONSULT &amp;
                                                9
                                                Agustus 2024 s.d 7 Oktober 2024</td>
                                            <td>1,016,477,700</td>
                                            <td>94.16%</td>
                                            <td>1,016,477,700</td>
                                            <td>94.16%</td>
                                            <td>selesai</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td>21</td>
                                            <td>Unit Penanganan Sampah Badan Air</td>
                                            <td>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</td>
                                            <td>Pembangunan Fasilitas Pendukung Saringan Sampah TBSimatupang</td>
                                            <td>26,687,565,592</td>
                                            <td>26,687,565,592</td>
                                            <td>PT. Mitra Ciasem Raya &amp; 19 Juli 20224 s.d 20 Desember 2024</td>
                                            <td>23,426,150,822.00</td>
                                            <td>87.78%</td>
                                            <td>7,503,762,240</td>
                                            <td>28.12%</td>
                                            <td>Sudah dibayarkan termin 1 30% Progres 40,31%</td>
                                        </tr>
                                    </tbody>
                                </table>
                                <!-- datatable end -->
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </main>

@endsection

@push('script')
    <script src="{{ asset('layout/dist/js/datagrid/datatables/datatables.bundle.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('layout/dist/js/kegiatan.js') }}"></script>
@endpush
